6.4 CRONOGRAMMA

Attività

1^ anno

2^ anno

3^ anno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Identificazione-assegnazione del terreno

Selezione ed invio personale espatriato

Costruzione del Campo Base

ufficio

magazzino-officina

inceneritore

trituratore

bricchettatrice

Area cernita

Recinto asini

Ricovero asini

Acquisti  attrezzature

Acquisti asini

Acquisti carretti e some

Acquisti raccoglitori rifiuti

Acquisti moto e biciclette

Selezione personale locale

Incontri di formazione per operatori ecologici

Incontri di formazione per guardiani, manutentori  e pastori

Attivazione del servizio

Workshops tematici

Rappresentazioni teatrali

Rappresentazioni cinematografiche

Installazione cartellonistica tematica

Effettuazione di screening sanitario operatori

Effettuazione di screening veterinario

Indagini mediante questionari

Effettuazione monitoraggio progetto

Conduzione delle missioni di valutazione